<fs=16;b=1;color=#00ff66>🚀 プロジェクト管理マスターテンプレート
    [Image: images/samples/project_dashboard.png;scale=1.00]
<fs=14;b=1;color=#ffdd44>📅 プロジェクト基本情報
    <b=1;color=#3498db>📋 プロジェクト概要
        📝 プロジェクト名: [新顧客管理システム開発]
        🎯 プロジェクト目標: 営業効率30%向上・顧客満足度向上
        📅 開始日: 2025-01-01 (月曜日)
        📅 完了予定日: 2025-03-31 (月曜日) [3ヶ月プロジェクト]
        👨‍💼 プロジェクトマネージャー: [山田太郎]
        👥 チームメンバー: 8名 (開発4名・デザイン2名・QA2名)
        💰 予算: ¥15,000,000 (人件費込み)
    <b=1;color=#e67e22>🏢 ステークホルダー
        👑 プロジェクトスポンサー: 営業部長
        🤝 主要顧客: 企画部・営業部
        🛠️ 技術責任者: システム開発部課長
        ✅ 品質保証: QA部門リーダー
        📊 レポート先: 取締役会 (月次報告)
<fs=12;b=1;color=#55ddff>📋 Phase 1: 企画・要件定義 [4週間]
    [Image: images/samples/team_collaboration.png;scale=1.00]
    <color=#bbbbbb>⏰ 期間: 2025-01-01 〜 2025-01-31 | 👥 担当: 全員
    <b=1;color=#27ae60>✅ 完了済みタスク
        ✅ <b=1>ステークホルダーヒアリング</b> (1/5完了)
            営業部へのヒアリング (30名対象)
            現行システムの課題洗い出し
            新システムへの要望整理
            🎯 成果: 65項目の要望を3つのカテゴリに分類
        ✅ <b=1>要件定義書作成</b> (1/15完了)
            機能要件: 35項目
            非機能要件: 20項目  
            UI/UX要件: 15項目
            📄 成果物: 要件定義書v1.0 (120ページ)
        ✅ <b=1>システム基本設計</b> (1/20完了)
            データベース設計
            API設計
            セキュリティ設計
            📐 成果物: 基本設計書v1.0 (85ページ)
    <b=1;color=#f39c12>🔄 進行中タスク
        🔄 <b=1>UI/UXデザイン設計</b> (1/25期限)
            ワイヤーフレーム作成: 80%完了
            プロトタイプ開発: 60%完了
            ユーザビリティテスト準備: 40%完了
            👤 担当: 佐藤(UI)、田中(UX)
            ⚠️ 課題: ユーザビリティテストの被験者確保が遅れ
    <b=1;color=#95a5a6>⏳ 予定タスク
        ⏳ <b=1>プロトタイプユーザーテスト</b> (1/28-1/30)
        ⏳ <b=1>要件定義最終承認</b> (1/31)
        ⏳ <b=1>詳細設計書作成開始</b> (1/30-)
<fs=12;b=1;color=#55ddff>📋 Phase 2: 詳細設計・開発準備 [3週間]
    <color=#bbbbbb>⏰ 期間: 2025-02-01 〜 2025-02-21 | 👥 担当: 開発チーム・デザインチーム
    <b=1;color=#95a5a6>⏳ 計画中タスク
        ⏳ <b=1>詳細設計書作成</b> (2/1-2/10)
            フロントエンド詳細設計
            バックエンドAPI詳細設計
            データベーススキーマ詳細設計
            📋 マイルストーン: 設計レビュー会 (2/12)
        ⏳ <b=1>開発環境構築</b> (2/3-2/7)
            Docker環境セットアップ
            CI/CDパイプライン構築
            テスト環境準備
            🛠️ 使用技術: React, Node.js, PostgreSQL, AWS
        ⏳ <b=1>プロジェクト管理ツール設定</b> (2/5-2/6)
            Jira設定・チケット作成
            GitHub リポジトリ作成
            Slack ワークスペース設定
        ⏳ <b=1>コーディング規約策定</b> (2/8-2/10)
            フロントエンド規約
            バックエンド規約  
            コードレビュー規約
            📚 参考: Google Style Guide, Airbnb規約
<fs=12;b=1;color=#55ddff>📋 Phase 3: 実装・開発 [6週間]
    <color=#bbbbbb>⏰ 期間: 2025-02-22 〜 2025-03-31 | 👥 担当: 開発チーム主体
    <b=1;color=#95a5a6>⏳ Sprint 1 (2/22-3/7) - 基盤機能開発
        ⏳ ユーザー認証システム開発
        ⏳ 基本CRUD機能実装
        ⏳ データベース基本機能
        ⏳ API基盤構築
        🎯 スプリントゴール: ログイン〜基本操作まで動作
    <b=1;color=#95a5a6>⏳ Sprint 2 (3/8-3/21) - コア機能開発
        ⏳ 顧客管理機能実装
        ⏳ 営業プロセス管理機能
        ⏳ レポート機能基盤
        ⏳ 通知機能実装
        🎯 スプリントゴール: 主要機能完成
    <b=1>⏳ Sprint 3 (3/22-3/31) - 仕上げ・最適化
        ⏳ UI/UX最終調整
        ⏳ パフォーマンス最適化
        ⏳ セキュリティ強化
        ⏳ 本番環境デプロイ準備
        🎯 スプリントゴール: 本番リリース準備完了
<fs=12;b=1;color=#55ddff>📋 Phase 4: テスト・リリース準備 [2週間]
    <color=#bbbbbb>⏰ 期間: 2025-03-15 〜 2025-03-31 | 👥 担当: QAチーム・全員
    <b=1;color=#95a5a6>⏳ テスト計画
        ⏳ <b=1>単体テスト</b> (開発と並行実施)
            フロントエンド: Jest + React Testing Library
            バックエンド: Jest + Supertest
            🎯 目標カバレッジ: 80%以上
        ⏳ <b=1>結合テスト</b> (3/15-3/20)
            API連携テスト
            データベース連携テスト
            外部システム連携テスト
        ⏳ <b=1>システムテスト</b> (3/20-3/25)
            機能テスト (全65項目)
            性能テスト (レスポンス時間・同時接続)
            セキュリティテスト (脆弱性診断)
        ⏳ <b=1>ユーザー受入テスト</b> (3/25-3/29)
            営業部による業務フローテスト
            実際のデータを使用したテスト
            操作性・使いやすさ評価
        ⏳ <b=1>本番環境デプロイ</b> (3/30-3/31)
            本番環境への最終デプロイ
            運用監視設定
            緊急時対応手順確認
<fs=12;b=1;color=#ff6666>⚠️ リスク管理・課題追跡
    <b=1;color=#e74c3c>🚨 現在の課題 (High Priority)
        🔴 <b=1>ユーザビリティテスト被験者確保遅れ
            📅 発見日: 1/20
            💥 影響: Phase1が2日遅延する可能性
            👤 担当: 佐藤(UI)
            🛠️ 対応策: 社内モニター追加募集・外部委託検討
            📅 解決期限: 1/25
        🟡 <b=1>外部API仕様書の入手遅れ
            📅 発見日: 1/18  
            💥 影響: 外部連携機能の設計に影響
            👤 担当: 鈴木(Backend)
            🛠️ 対応策: 先方に催促・暫定仕様で開発開始
            📅 解決期限: 1/30
    <b=1;color=#f39c12>⚠️ 潜在的リスク (Medium Priority)
        <b=1>技術的リスク
            🔧 新技術React18の学習コスト
                対策: 事前研修実施・ベテラン開発者によるメンタリング
            🔌 既存システムとの連携問題
                対策: 早期プロトタイプで連携確認・代替案準備
            ⚡ パフォーマンス要件未達成リスク
                対策: 各スプリントでパフォーマンステスト実施
        <b=1>スケジュール・リソースリスク
            ⏰ 開発期間の遅延可能性 (確率30%)
                対策: バッファ期間の確保・スコープ調整可能項目リスト化
            👥 リソース不足 (特にフロントエンド)
                対策: 外部パートナー企業との契約準備・スキル向上研修
            🎯 要件変更リスク
                対策: 変更管理プロセス確立・影響度評価手順準備
        <b=1>外部要因リスク
            🏢 ステークホルダーからの仕様変更要求
                対策: 定期レビュー会での早期合意形成
            🔗 外部システム側の仕様変更・障害
                対策: 代替手段の検討・契約上の責任分界点明確化
<fs=12;b=1;color=#66ff66>📊 プロジェクト進捗管理
    <b=1;color=#27ae60>📈 全体進捗サマリー
        🎯 全体進捗: 25% (予定通り)
        📅 今日の日付: 2025-01-22
        ⏰ 経過日数: 22日 / 90日
        📊 予算執行率: 18% (¥2,700,000 / ¥15,000,000)
    <b=1;color=#3498db>📅 今週の主要成果 (1/15-1/22)
        ✅ 要件定義書v1.0完成・承認取得
        ✅ 基本設計書ドラフト完成
        ✅ UI/UXプロトタイプ60%完成
        ✅ 開発環境セットアップ80%完成
        🎉 <b=1>今週のMVP:</b> 佐藤さん (UI設計の素晴らしいプロトタイプ完成)
    <b=1;color=#e67e22>📅 来週の重要予定 (1/23-1/29)
        🎯 ユーザビリティテスト実施 (1/28-1/30)
        📋 詳細設計書作成開始 (1/30〜)
        🤝 ステークホルダーレビュー会 (1/26)
        🛠️ 開発環境最終セットアップ (1/27)
        📊 Phase1完了評価会 (1/31)
    <b=1;color=#9b59b6>📊 KPI・メトリクス追跡
        <b=1>開発効率指標
            📈 ベロシティ: 未測定 (開発開始後に追跡開始)
            🐛 バグ密度: 未測定 (テスト開始後に追跡開始)
            ⏱️ コードレビュー時間: 未測定
        <b=1>品質指標
            ✅ 要件カバレッジ: 100% (65/65項目)
            📝 ドキュメント完成度: 85%
            👥 ステークホルダー満足度: 4.2/5.0 (前回レビュー)
        <b=1>チーム効率指標
            😊 チームモラル: 4.5/5.0 (週次アンケート)
            📚 スキル習得進捗: 70% (React18研修)
            🤝 コミュニケーション頻度: 1日3.5回 (Slack分析)
<fs=12;b=1;color=#9b59b6>🛠️ 使用ツール・技術スタック
    <b=1;color=#3498db>💻 開発技術
        🖥️ <b=1>フロントエンド
            React 18.x (TypeScript)
            Material-UI v5
            Redux Toolkit (状態管理)
            React Query (API通信)
        ⚙️ <b=1>バックエンド
            Node.js 18.x + Express
            TypeScript
            PostgreSQL 15
            Redis (キャッシュ)
        ☁️ <b=1>インフラ・DevOps
            AWS (EC2, RDS, S3, CloudFront)
            Docker + Docker Compose
            GitHub Actions (CI/CD)
            Terraform (IaC)
    <b=1>🔧 プロジェクト管理ツール
        📋 Jira (課題管理・スプリント管理)
        📊 Confluence (ドキュメント管理)
        💬 Slack (コミュニケーション)
        📈 Figma (デザイン・プロトタイプ)
        📝 Notion (議事録・ナレッジベース)
        ⏰ Toggl (工数管理)
<fs=12;b=1;color=#8e44ad>📚 学習・成長計画
    <b=1>🎓 チームスキルアップ計画
        <b=1>技術研修 (毎週金曜15:00-17:00)
            📅 Week1-2: React 18新機能・Concurrent Features
            📅 Week3-4: TypeScript Advanced Patterns
            📅 Week5-6: AWS Architecture Best Practices
            📅 Week7-8: Performance Optimization Techniques
        <b=1>ソフトスキル研修 (隔週火曜10:00-12:00)
            🗣️ アジャイル開発手法
            🤝 効果的なコードレビューの進め方
            📊 プレゼンテーション・説明技術
            🧠 問題解決思考法
    <b=1>📖 推奨学習リソース
        📚 <b=1>技術書籍
            "React 18 Design Patterns and Best Practices"
            "TypeScript実践プログラミング"
            "アーキテクチャ設計実践ガイド"
        🎥 <b=1>オンライン講座
            Udemy: React Advanced Course
            Pluralsight: AWS Solutions Architect
            Coursera: Agile Development Specialization
        🌐 <b=1>技術ブログ・記事
            React公式ドキュメント
            AWS Well-Architected Framework
            Google Web.dev
<fs=12;b=1;color=#95a5a6>📞 緊急時連絡先・エスカレーション
    <b=1>🚨 緊急連絡先
        👨‍💼 PM: 山田太郎 (090-1234-5678)
        🛠️ Tech Lead: 鈴木一郎 (090-2345-6789)  
        👑 スポンサー: 営業部長 (090-3456-7890)
        🏢 システム管理者: 田中花子 (090-4567-8901)
    <b=1>⚡ エスカレーション手順
        🟢 <b=1>Level 1</b>: チーム内で解決可能
            担当者間で相談・解決
            Slackで情報共有
        🟡 <b=1>Level 2</b>: PM・Tech Leadの判断が必要
            スケジュール影響1日以内
            技術的判断が必要
            予算¥100,000以内の変更
        🔴 <b=1>Level 3</b>: スポンサー・経営層の判断が必要
            スケジュール影響1日超
            要件変更を伴う
            予算¥100,000超の変更
            他部署への影響あり
<fs=14;b=1>🎯 プロジェクト成功の定義・KPI
    <b=1>✅ 成功基準
        📊 <b=1>品質基準
            機能テスト合格率: 95%以上
            性能要件達成: レスポンス3秒以内
            セキュリティ要件: 脆弱性ゼロ
            ユーザビリティスコア: 4.0/5.0以上
        ⏰ <b=1>スケジュール基準
            予定通り3/31にリリース
            各マイルストーン遅延1日以内
        💰 <b=1>予算基準
            予算内完成 (¥15,000,000以内)
            予算超過は5%以内に抑制
        😊 <b=1>満足度基準
            ステークホルダー満足度: 4.0/5.0以上
            チーム満足度: 4.0/5.0以上
            エンドユーザー満足度: 4.5/5.0以上
<color=#3498db>💡 このテンプレートを使って、プロジェクトを成功に導きましょう! 🎯✨
定期的な振り返りと改善を繰り返すことが、チーム成長とプロジェクト成功の鍵です! 🚀📈
