
〇マウスでガントチャートが引けるスケジュール管理公式ブログ
　https://ameblo.jp/gogomiya2013/

ソフトの概要 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

EXCEL VBA マウスでガントチャートが引けるスケジュール管理

◎「フリーレイアウト」です列(分類項目や作業項目等)を自由に追加・変更・削除できます

◎「タスク数」(行数)の制限無し
　セルに色とテキストを描くだけで[線オブジェクト]を使わないので表が大きくても大丈夫
　担当PJで1000タスク超えで使いましたが全く問題ありませんでした

◎「カレンダ期間の延長」に対応。使用開始後でも期間を延長できます

◎独自に「undo」機能を搭載(EXCEL標準のundo機能はVBAで変更した結果には対応しない為)

◎その他行フィルタの全解除や右クリックメニューで罫線の設定等便利機能対応

◎[マクロ無しBOOKに保存]
　スケジュールを共有サーバーにアップしたりメールに添付する場合に(VBA)が残っているとセキュリティ警告がでる等問題があります。
　ボタン一つでVBAを削除したBOOKのコピーを任意の場所に保存できるので毎週のスケジュール報告等にそのまま使えます

〇3つのフォームを用意

　「簡易版」一般の人のスケジュール管理向け
　普通のスケジュールの管理をしたい時

　「通常版」エンジニア向け　（予定・実績管理ができます）
　　※予定・実績を1タスク２行で上下に表示するレイアウト
　　※予定を背景色・実績テキストで1行で表示するレイアウト

　「稲妻線版」エンジニア向け（イナズマ線表示ができます）
　　※過去の稲妻線を同時に表示できるので遅れがリカバリー傾向にあるのか悪化しているのかを報告できます
　　※タスクを追加しても過去の稲妻線がずれません(データとして同じシート上に保存している為)

〇高い互換性
　[アドイン]や[OLEコントロール]等を一切使わず[セルの色とテキスト]だけで処理するので
　EXCELのバージョンやOSが変わっても[オートメーションエラー]等互換性の問題が出ない

〇オープンソース
　EXCELはパラメータが変わる事がありますがそういう場合も自分でコードを修正できるので安心です
　(EXCELソフトは何年か経ちエラーで動かなくなってもソース非公開なので直せないものが沢山あります)

〇動作環境
　VBAで背景色を設定するだけなのでコードの互換性は高いと思います
  ※EXCEL2010／2013／2016／2019／Microsoft 365 で動作確認済み

〇取り扱い種別

　・オープンソースのフリーソフトです

　・コード及びロジックの再利用の制限はありませんが[Module1]の著作権情報の転記を条件とします。
    (特徴的な機能の実現方法も著作権の対象に含まれます)

　・ソースコードをパスワードロックする等、コードを参照できなくする場合は
　　著作権者情報がわかるように別途提示してください

フォルダ構成 _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

1)簡易版(一般向け)
 +(サンプル)簡易版_Ver19.0.xlsm
 +簡易版_Ver19.0.xlsm

2)通常版(エンジニア向け)
 +(サンプル1 予定・実績の管理無し)_Ver19.5.xlsm
 +(サンプル2 予定・実績上下行)_Ver19.5.xlsm
 +(サンプル3 予定・実績同一行)_Ver19.5.xlsm
 +(サンプル月次スケジュールへの変更例)_Ver19.5.xlsm
 +(サンプル工程表グラフとマクロ設定例)_Ver19.5
 +通常版_Ver19.5.xlsm

3)稲妻線版(エンジニア向け)
 +稲妻線対応版(サンプル1 予定・実績上下行)_Ver19.5.xlsm
 +稲妻線対応版(サンプル2 予定・実績同一行)_Ver19.5.xlsm
 +稲妻線対応版_Ver19.5.xlsm

 +1.最初にお読みください セキュリティ警告の解除方法と当ソフトの安全性について.xlsx
 +2.操作説明.xlsx
 +3.祭日カレンダー(コピー＆ペースト用)_Ver2.1

4)「予定・実績同一行用パターン」追加用グラフオプション
 +「予定・実績同一行用パターン」にバーンダウンチャート追加用シート.xlsm
 +「予定・実績同一行用パターン」に試験管理図(PB曲線)追加用シート.xlsm
